# M0 开工状态

日期：2026-07-28

## 已完成

- 初始化 Git、Tauri 2、Vue 3、TypeScript 与 Rust workspace。
- 固定 `lapp-rs` 基线提交。
- 建立 `nana-domain`、`nana-engine`、`nana-store`、`nana-runtime` 和
  `nana-contracts` 边界。
- 定义第一批公共领域契约。
- 提交 15 份 JSON Schema、TypeScript DTO 和源文件漂移检查。
- 建立普通对话、隐藏判定、许诺、NPC 未知物品转移和回溯分叉 fixtures。
- 建立最小娜娜内容包“天亮之前”。
- 建立静态 `PlayerView` 主演出屏。
- 建立版本、试玩包摘要和静态 `PlayerView` 三个窄 Tauri 命令。
- 写入契约、安全边界与 LAPP 边界 ADR。
- 建立 Windows CI。

## 已通过

```text
pnpm contracts:check
pnpm typecheck
pnpm test       # 4 tests passed
pnpm build
pnpm verify:web
```

## 尚未通过

当前 Work 执行环境没有 `cargo`/Rust 1.96，因此以下门禁尚未执行：

```text
cargo fmt --all -- --check
cargo clippy --workspace --all-targets -- -D warnings
cargo test --workspace
cargo run -p nana-contracts -- --check
pnpm tauri dev
```

这意味着 M0 已经开工并形成第一份可合并基线，但在 Rust/Tauri 与 Windows 冒烟完成前，
不标记为正式完成。
